\section{Projektorganisation}
\frame{\frametitle{Inhaltsverzeichnis}\tableofcontents[currentsection]}
\subsection*{Vorgehensmodell}
\begin{frame}
  \frametitle{SCRUM}
  \begin{itemize}
    \item Kurze Reaktionszeiten bei Änderungen
    \item Kurze Einarbeitungszeit, bekannt bei Mitarbeitern
    \item Transparent für Auftraggeber und Auftragnehmer
  \end{itemize}
  \begin{figure}
    \includegraphics[width=6cm]{img/scrum.jpg}
  \end{figure}
  \vfill
\end{frame}

\subsection*{Projektstrukturplan}
\begin{frame}
  \frametitle{Projektstrukturplan}
  \begin{figure}
    \includegraphics[width=11cm]{img/psp-graph.png}
  \end{figure}
  \vfill
\end{frame}

\subsection*{Phasenmodell}
\begin{frame}
  \frametitle{Phasenmodell inklusive der Preise}
  \begin{table}[h]
  \tiny
    \centering
    \begin{tabular}{|l|l|p{4cm}|r|}
      \hline
      \textbf{Projektphase} & \textbf{Dauer} & \textbf{Beteiligte} &
      \textbf{Preis}\\
      \hline
      Projektstart & 26.11.2011 2 Tage & Auftraggeber und Teammitglieder &
      2.000\euro{}\\
      \hline
      Anforderungsanalyse & 1 Wochen & Auftraggeber, Designteam, Projektleiter &
      10.000\euro{}\\
      \hline
      Design & 2 Wochen & Designteam, Psychologen / Usability Engineer &
      20.000\euro{}\\
      \hline
      Entwicklung & 4 Wochen & Entwicklungsteam & 40.000\euro{}\\
      \hline
      Inbetriebnahme beim AG & 1 Wochen & Entwicklungsteam &
      10.000\euro{}\\
      \hline
      Anpassung & 1 Woche & Entwicklungsteam, Administratoren &
      5.000\euro{}\\
      \hline
      Testphase & 2 Wochen & Testteam von Auftraggeber & \\
      \hline
      Produktivsetzung & 1 Woche & Entwicklungsteam & 5.000\euro{}\\
      \hline
      Benutzerhandbuch & 2 Wochen & Technische Redaktion, Entwicklungsteam &
      10.000\euro{}\\
      \hline
      Endabnahme & 1 Woche & Projektleiter, Auftraggeber & 5.000\euro{}\\
      \hline
    \end{tabular}
  \end{table}
  \vfill
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Preisblatt}
  Die ersten 12 Monate:
  \vfill
  \begin{table}[h]
    \centering
    \begin{tabular}{|l|l|}
      \hline
      \textbf{Leistungen:} & \textbf{Preis/Monat}\\
      \hline
      Entwicklungskosten & 11.000\euro{}\\
      \hline
      Serverkosten & 15.000\euro{}\\
      \hline
      Sonstige Fixkosten & 10.000\euro{}\\
      \hline
      \hline
      \textbf{Gesamtkosten} & \textbf{36.000\euro{}}\\
      \hline
    \end{tabular}
    % \caption{<+Caption text+>}
    % \label{tab:<+label+>}
  \end{table}
  \vfill
  Verlängerung um 12 Monate $\Rightarrow$ 15\% Rabatt!\\
  Monatlicher Betrag $\Rightarrow$ \textbf{30.000\euro{}}.
\end{frame}
